# 考培练系统全链路联调结果汇总报告（重写版）

## 执行时间
2025-09-22

## 联调环境
- 后端：Python + FastAPI + MySQL + Redis（本机 localhost）
- 前端：Vue3 + Element Plus + TypeScript（本机 localhost）
- 数据库：MySQL 8.0（`mysql+aiomysql://root:root@localhost:3306/kaopeilian?charset=utf8mb4`）

## 结论先行（TL;DR）
- **整体结论**：系统主体功能已基本就绪，前后端多数领域可对接；当前联调阻断集中在“考试模块路由未注册 + 前后端契约不一致”。修复后预计半天可达端到端闭环。
- **后端完成度（功能/稳定性）**：约 85%（鉴权、课程、用户、陪练、管理员、Coze 网关已可用；考试路由存在但未聚合注册，部分统计接口未对齐）。
- **前端完成度（页面/请求）**：约 92%（默认指向真实后端；考试模块大量调用尚未实现/未注册的端点）。
- **联调完成度（端到端）**：约 70%（登录/课程/陪练/管理员链路可测；考试链路待打通）。

---

## 证据与核查要点

- **后端 v1 路由聚合状态**：`exams` 路由文件存在，但未注册到 v1 聚合路由。

```12:16:kaopeilian-backend/app/api/v1/__init__.py
api_router = APIRouter()

# 包含各个子路由
api_router.include_router(coze_router, tags=["coze"])
```

```26:41:kaopeilian-backend/app/api/v1/__init__.py
# from .exam import router as exam_router
# ...
# api_router.include_router(exam_router, tags=["exams"])
```

- **考试模块后端实际提供的端点**（已实现但未对外可见，因未注册）：

```20:41:kaopeilian-backend/app/api/v1/exam.py
router = APIRouter(prefix="/exams", tags=["考试"])

@router.post("/start")
@router.post("/submit")
@router.get("/{exam_id}")
@router.get("/records")
@router.get("/statistics/summary")
```

- **前端考试模块当前调用路径**（与后端不一致）：

```151:169:kaopeilian-frontend/src/api/exam/index.ts
'/api/v1/exams/dynamic/start'
'/api/v1/exams/dynamic/submit'
'/api/v1/exams/create'
`/api/v1/exams/results/*`
`/api/v1/exams/mistakes/*`
`/api/v1/exams/recommend`
```

- **前端是否默认使用真实后端**：是。采用环境变量，默认 `USE_MOCK_DATA` 为 `false`（除非在环境中显式设置为 `true`）。

```66:69:kaopeilian-frontend/src/config/env.ts
public readonly API_BASE_URL = import.meta.env.VITE_API_BASE_URL || 'http://localhost:8000'
public readonly USE_MOCK_DATA = import.meta.env.VITE_USE_MOCK_DATA === 'true'
```

补充：`docker-compose.dev.yml` 为前端容器预设了 `VITE_USE_MOCK_DATA=true`，本地裸跑建议在 `.env.development` 中显式设置为 `false` 以避免混淆。

```13:18:kaopeilian-frontend/docker-compose.dev.yml
- VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000
- VITE_USE_MOCK_DATA=true
```

- **数据库一致性（脚本 vs 模型）**：
  - `users` 表已包含软删除字段，和 ORM 现状一致。

```31:35:kaopeilian-backend/scripts/init_database_unified.sql
`is_deleted` BOOLEAN DEFAULT FALSE COMMENT '是否删除',
`deleted_at` DATETIME NULL COMMENT '删除时间',
```

  - 枚举大小写不一致风险：`training_scenes.status` 定义为大写 `DRAFT/ACTIVE/INACTIVE`，初始化数据却插入小写 `active/draft`，存在执行失败或数据异常的风险，需统一。

```279:287:kaopeilian-backend/scripts/init_database_unified.sql
`status` ENUM('DRAFT', 'ACTIVE', 'INACTIVE') DEFAULT 'DRAFT'
```

```405:410:kaopeilian-backend/scripts/init_database_unified.sql
INSERT INTO training_scenes (..., status, ...) VALUES
('Python编程助手', ..., 'active', ...),
('面试模拟', ..., 'active', ...),
('项目讨论', ..., 'draft', ...);
```

- **管理员与岗位管理端点**：前端 `/api/v1/admin/*` 系列与后端 `admin.py/positions.py` 已对齐并注册，功能可联调。

---

## 完成度评估（按域）

- **鉴权与用户**：登录、鉴权中间件与受保护接口工作正常；个人信息页已对接 `GET/PUT /api/v1/users/me`。完成度：高。
- **课程中心**：课程列表/详情可联调；课程考试设置、岗位分配已具备 API。完成度：高。
- **陪练模块**：场景/会话/消息/报告模型与 API 存在；需最少 1 条 `ACTIVE` 场景数据用于端到端验证。完成度：中高。
- **管理员与岗位管理**：`/api/v1/admin/*` 端点齐备，岗位成员与课程关联落库真实可查。完成度：高。
- **考试模块**：路由文件存在但未注册，前端契约与后端不一致，链路未贯通。完成度：中。

---

## 主要问题与影响

1) 考试模块未注册至 v1 聚合路由，前端请求返回 404，阻断端到端联调。
2) 前端考试契约与后端差异大（dynamic/create/results/mistakes/recommend 等端点未在后端实现），需二选一对齐。
3) 数据初始化脚本的枚举大小写与定义不一致，可能导致初始化失败或隐性数据问题。
4) 前端容器化开发时 `VITE_USE_MOCK_DATA=true` 的默认值可能引入歧义，建议统一基线为本地开发默认关闭 Mock。
5) 后端 README“已实现/待实现”章节与代码现状不一致（多模块已实现但仍列为待实现），影响对外认知与验收基准。

---

## 修复清单（按优先级）

1. 注册考试路由（必须）
   - 在 `app/api/v1/__init__.py` 引入并注册：`from .exam import router as exam_router`、`api_router.include_router(exam_router, tags=["exams"])`。
2. 统一考试契约（必须）二选一：
   - A) 后端补齐前端现用端点：`/exams/dynamic/*`、`/exams/create`、`/exams/results/*`、`/exams/mistakes/*`、`/exams/recommend`；或
   - B) 前端改为调用后端现有端点：`/exams/start`、`/exams/submit`、`/exams/{id}`、`/exams/records`、`/exams/statistics/summary`。
3. 修正初始化脚本枚举值（必须）
   - 统一为与枚举定义一致的 `ACTIVE/DRAFT/INACTIVE`，或调整枚举定义与 ORM 以匹配现有数据。
4. 固化前端环境基线（应做）
   - 新增 `.env.development`：`VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000`、`VITE_USE_MOCK_DATA=false`；避免 `docker-compose.dev.yml` 误导。
5. 同步文档与基线（应做）
   - 更新后端 `README.md` 的“已实现/待实现”与数据库说明；
   - 在《规范与约定-团队基线.md》固化考试模块契约与 Mock 开关基线；
   - 在《实操联调完整Todos清单.md》勾选/补充对应任务。

---

## 验证清单（修复后需全部通过）

- [ ] 登录/刷新 Token/访问受保护接口全通过；
- [ ] 课程列表/详情可加载，考试设置/岗位分配可读写；
- [ ] 至少 1 条 `ACTIVE` 训练场景，能创建/结束陪练会话并落库；
- [ ] 考试链路：`start → {id} → submit → records/summary` 全链路 2xx，数据可查；
- [ ] 管理员仪表盘/岗位管理端到端返回真实数据且结构匹配；
- [ ] 前端 Network 面板关键请求均指向 `http://localhost:8000/api/v1/*`，无 Mock 命中；
- [ ] 服务端日志无未捕获异常，错误结构统一（含 trace_id）。

---

## 预计工时

- 路由注册与基本回归：0.5 小时
- 契约统一（二选一）：后端补齐端点 4-8 小时；或前端改造 2-4 小时
- 数据脚本修正与复测：0.5 小时
- 文档同步与基线更新：0.5 小时
- 合计：最快 1 天内可完成闭环（取决于契约对齐方案）

---

## 页面-接口差异清单（更新）

- 认证模块：前后端一致，已联通。
- 课程模块：前后端路径一致（`/api/v1/courses`）。
- 管理员仪表盘：前端 `/api/v1/admin/dashboard/*` ↔ 后端 `admin.py` 已提供，联调正常。
- 管理者模块（manager）：前端存在大量 `/api/v1/manager/*`，后端无聚合路由；需复用 `courses/users/training/admin` 或新增 `manager` 聚合。
- 学员模块（trainee）：前端存在 `/api/v1/trainee/*`，后端无聚合路由；建议以 `training/courses/exams` 拆分映射或新增。
- 考试模块：前端大量 `dynamic/create/results/mistakes/recommend`；后端现有 `start/submit/{id}/records/statistics/summary` 未注册；需对齐。
- Coze 网关：前后端一致，已联通。

---

## 本次评估结论（2025-09-22）

- 当前可界定为：核心功能开发完成度高，考试模块联调未打通。优先完成“考试路由注册 + 契约对齐 + 初始化数据修正”，即可进入回归与压测阶段。

# 考培练系统全链路联调结果汇总报告

## 执行时间
2025-09-21

## 联调环境
- 后端：Python + FastAPI + MySQL + Redis
- 前端：Vue3 + Element Plus + TypeScript
- 本地开发环境：localhost

## 联调步骤完成情况

### ✅ 已完成项目

1. **基础环境准备**
   - ✅ Docker 容器启动（MySQL、Redis）
   - ✅ 数据库迁移应用（Alembic）
   - ✅ 视图验证（v_user_course_progress）

2. **后端服务**
   - ✅ FastAPI 服务启动（端口 8000）
   - ✅ 健康检查通过（/health）
   - ✅ API 文档可访问（/docs）
   - ✅ 登录接口测试成功（返回 JWT token）

3. **前端服务**
   - ✅ Vue3 开发服务启动（端口 3001）
   - ✅ 页面正常加载
   - ✅ 路由导航正常
   - ✅ UI 渲染正常

4. **问题修复**
   - ✅ 修复 users 表缺少软删除字段问题
   - ✅ 创建并应用数据库迁移

## 发现的问题

### 🔴 主要问题

1. **前后端未实际对接**
   - 前端默认使用模拟数据（`USE_MOCK_DATA = true`）
   - 未发现实际的后端 API 调用
   - 前端数据全部来自本地 mock 文件

2. **环境配置问题**
   - 前端缺少 `.env.development` 文件
   - 模拟数据开关在代码中硬编码

### 🟡 次要问题

1. **数据库架构不一致**
   - SQLAlchemy 模型包含软删除字段（is_deleted、deleted_at）
   - 初始化 SQL 脚本中 users 表缺少这些字段
   - 需要同步更新文档

## 后续建议

### 立即需要处理

1. **关闭前端模拟数据**
   ```typescript
   // src/config/env.ts
   public readonly USE_MOCK_DATA = false  // 改为 false
   ```

2. **创建前端环境配置文件**
   - 创建 `.env.development` 文件
   - 配置正确的后端 API 地址

3. **更新数据库初始化脚本**
   - 在 `init_database_unified.sql` 中为 users 表添加软删除字段
   - 更新 `数据库架构-统一版.md` 文档

### 验证清单

完成上述修改后，需要验证：

1. [ ] 前端登录页面调用真实后端 API
2. [ ] 课程列表从后端获取数据
3. [ ] 陪练功能与后端正常交互
4. [ ] 考试功能与后端正常交互
5. [ ] 用户权限控制正常工作

## 系统完成度评估

### 后端完成度：90%
- ✅ 所有 API 接口已实现
- ✅ 数据库结构完整
- ✅ 认证授权机制完善
- ⚠️ 需要补充更多集成测试

### 前端完成度：95%
- ✅ 所有页面已实现
- ✅ UI/UX 设计完整
- ✅ 路由和权限控制完善
- ❌ 未与真实后端对接

### 整体集成度：60%
- ✅ 开发环境可运行
- ✅ 基础设施完备
- ❌ 前后端未实际集成
- ⚠️ 需要端到端测试

## 下一步行动计划

1. **修改前端配置关闭模拟数据**（优先级：高）
2. **进行真实的前后端联调测试**（优先级：高）
3. **更新数据库文档保持一致性**（优先级：中）
4. **编写端到端测试用例**（优先级：中）
5. **性能测试和优化**（优先级：低）

## 预计完成时间

- 关闭模拟数据并重新测试：1小时
- 完整的端到端测试：2-3小时
- 文档更新：30分钟
- 总计：约4小时可完成全部集成工作


---

## 本次评估结论（2025-09-21）

### 核心检查结果
- 后端已注册路由：`/api/v1/auth`、`/api/v1/courses`、`/api/v1/users`、`/api/v1/training`、`/api/v1/admin`、`/api/v1/coze`；`/api/v1/exams` 路由文件存在但尚未注册至 v1 聚合路由。
- 前端请求封装使用 `env.API_BASE_URL`（默认 `http://localhost:8000`），`VITE_USE_MOCK_DATA` 未设置时按默认值关闭 Mock；`/src/api/mock/*` 文件存在但不影响真实请求。
- 前端考试模块大量使用 `/api/v1/exams/dynamic/*`、`/api/v1/exams/create`、`/api/v1/exams/results/*`、`/api/v1/exams/mistakes/*` 等端点，后端当前未提供这些接口；后端现有考试接口为：`/api/v1/exams/start`、`/api/v1/exams/submit`、`/api/v1/exams/{exam_id}`、`/api/v1/exams/records`、`/api/v1/exams/statistics/summary`（但未注册）。

### 发现的问题（本次）
1) 考试模块联调阻断：后端未注册考试路由；前端与后端在考试领域的 API 契约不一致（命名与路径差异大）。
2) 训练模块可用性依赖数据：需要至少一个 ACTIVE 场景以完成端到端验证。
3) 文档一致性：后端 README “已实现/待实现”与代码现状有出入（鉴权、课程、用户、管理员模块已实现）。

### 完成度评估（覆盖本次复核）
- 后端完成度：80%
  - 已实现：鉴权、课程、用户、陪练、管理员、Coze 网关
  - 待完善：考试路由注册与契约统一；补充动态考试/错题等接口或调整前端调用
- 前端完成度：90%
  - 页面与导航完整、请求封装与环境管理完善，默认使用真实后端
  - 待完善：考试模块接口对齐后端现状
- 联调完成度：65%
  - 管理台、鉴权、课程与陪练接口路径一致性较好
  - 考试模块尚未端到端贯通

### 下一步行动（建议按优先级执行）
1. 在 `app/api/v1/__init__.py` 注册考试路由：`api_router.include_router(exam_router, tags=["exams"])`，并按需统一前缀。
2. 双向对齐考试契约：二选一
   - A) 后端补齐前端现用端点（dynamic/create/results/mistakes/recommend）；或
   - B) 前端改为调用后端现有端点（start/submit/{id}/records/statistics/summary）。
3. 准备训练与考试最小化数据：新增 1 个 ACTIVE 场景、1 套课程与试题，形成可演示链路。
4. 更新后端 README 的“已实现/待实现”章节，保持与代码一致。

### 研判结论
- 当前可视为“核心功能开发基本完成，考试模块联调未打通”。完成行动 1-3 后，预计半天可达成端到端闭环并进入回归与压测阶段。

### 页面-接口对接差异清单（新增 2025-09-21）
- 认证模块：
  - 前端：`/api/v1/auth/login|logout|refresh|me`；后端：已提供 `/api/v1/auth/*` 与 `/api/v1/users/me`，对接正常。
- 课程模块：
  - 前端：`GET /api/v1/courses`、`GET /api/v1/courses/{id}`；后端：`courses.py` 已提供，路径一致。
- 管理员仪表盘：
  - 前端：`/api/v1/admin/dashboard/*`；后端：`admin.py` 已提供 `stats/user-growth/course-completion`，对接正常。
- 管理者模块（manager）：
  - 前端存在大量 `/api/v1/manager/*` 请求；后端未发现 `prefix="/manager"` 的路由模块，需新增或前端改为复用现有 `courses`/`users` 等接口。
- 学员模块（trainee）：
  - 前端存在 `/api/v1/trainee/*` 请求（成长路径、练习、记录等）；后端当前无 `prefix="/trainee"` 路由，需要以 `training`、`courses` 等现有模块拆分映射或新增 `trainee` 聚合路由。
- 考试模块：
  - 前端：`/api/v1/exams/dynamic/*`、`/api/v1/exams/create`、`/api/v1/exams/results/*`、`/api/v1/exams/mistakes/*`、`/api/v1/exams/recommend`；
  - 后端：提供 `start/submit/{id}/records/statistics/summary` 于 `exam.py` 但未注册到 v1；其余端点尚未实现。
- Coze 网关：
  - 前端：`/api/v1/course-chat/*`、`/api/v1/training/sessions/*`、`/api/v1/chat/messages`、`/api/v1/sessions/{id}/messages`；
  - 后端：`coze_gateway.py` 已提供对应端点，路径一致。

建议修复顺序：
1) 注册 `exam_router` 并最小化打通 `start/submit/{id}` 与 `records`。
2) 明确 `manager` 与 `trainee` 的接口归属：新增对应路由模块，或将前端改为调用现有 `courses/users/training` 的 REST 端点。
3) 出一版“考试模块契约对齐表”，决定前端改造或后端补齐的清单与里程碑。
